* État de l'avancement de votre étude :
=======================================

Ont été réalisées les différentes phases listées ci-dessous :
 - Première version de l'étude documentaire sur les mécanismes d'approvisionnement et de synchronisation.
 - Recherche des différentes solutions libres pour l'approvisionnement et la synchronisation.
 - Développement du fournisseur de service Django, de type 'preuve de concept' ('PoC'), pour le Campus Condorcet.
 - Diagrammes de séquence et schémas d'architecture documentant l'application 'PoC'.
 - Description des besoins fonctionnels pour les scénarios d'approvisionnement et de synchronisation.


* Planification du travail restant :
====================================

 - Description technique des scénarios d'approvisionnement et de synchronisation, à l'aide de diagrammes de séquence et schémas d'architecture (semaine 13).
 - Adaptation de l'application 'PoC' au schéma SUPANN2009 (semaine 14).
 - Étude documentaire à étoffer, d'un point de vue technique notamment (semaine 14 -15 ?).
 - Réalisation d'une étude comparative avec l'une des solutions libres identifiées auparavant (échéance à définir).
 - Analyse de la couverture du besoin avec les outils Entr'ouvert (échéance à définir).
 - Développement d'un démonstrateur reposant sur les outils Entr'ouvert et sur LSC (échéance à définir).


* Difficultés rencontrées :
==========================

 - Complexité technique des protocoles mis en jeu (OIDC, OAuth2, SAML) et des mécanismes associés (authentification, identification, single-sign on, single log-out).
